<!-- event: create author: "yoi ticket" at: 2026-07-06T19:25:08Z -->

## 作成

LocalTicketBackend によって作成されました。

---

<!-- event: intake_summary author: hare at: 2026-07-06T19:48:42Z -->

## Intake summary

Marked ready by `yoi ticket state`.

---

<!-- event: state_changed author: "yoi ticket" at: 2026-07-06T19:48:42Z from: planning to: ready reason: cli_state field: state -->

## State changed

Marked ready by `yoi ticket state`.


---

<!-- event: state_changed author: workspace-panel at: 2026-07-06T19:53:14Z from: ready to: queued reason: queued field: state -->

## State changed

Ticket を `workspace-panel` が queued にしました。


---

<!-- event: decision author: orchestrator at: 2026-07-06T19:54:13Z -->

## Decision

Routing decision: implementation_ready

Reason:
- Ticket は Workspace Browser route/API を immutable workspace id で scope する具体的な URL/API contract、acceptance criteria、非目標を明記している。
- 1 Backend = 1 Workspace の現状でも request path の `workspace-id` と Backend current `workspace_id` を照合するという authority boundary が明確。
- Runtime `/v1/...` API とは混同しないこと、multi-workspace DB migration / slug / admin UI は非目標であることが明確。
- typed relation blocker は 0 件、OrchestrationPlan record は 0 件。
- queued notification は human authorized routing であり、今回の routing acceptance 後にのみ implementation side effect へ進める。

Evidence checked:
- Ticket body / thread / artifacts。
- `TicketRelationQuery(00001KWWE8E04)`: 0 件。
- `TicketOrchestrationPlanQuery(00001KWWE8E04)`: 0 件。
- Orchestrator worktree git status: clean on `orchestration`。
- queued Ticket 一覧: この Ticket 1件のみ。inprogress は 0 件。
- visible Pods: previous execution-workspace child Pods が idle で残っているが、`StopPod` 不使用方針のため停止せず、新規 unique Pod を使う。capacity blocker ではない。
- `TicketDoctor`: 0 errors / 既存 diagnostics のみ。
- Bounded code map: `crates/workspace-server/src/{identity.rs,server.rs,hosts.rs,config.rs,records.rs,repositories.rs}`, `web/workspace/src/routes/**`, `web/workspace/src/lib/workspace-sidebar/**`, workspace settings/sidebar/console helpers。

IntentPacket:

Intent:
- Workspace Browser の canonical UI route を `/w/<workspace-id>/...` に移し、Frontend が Browser-facing API を `/api/w/<workspace-id>/...` 経由で呼ぶようにする。
- 1 Backend = 1 Workspace の現状でも、path workspace id と serving workspace id を照合し、mismatch を typed sanitized diagnostic として fail closed する。

Binding decisions / invariants:
- Workspace URL は slug/renameable handle ではなく immutable `workspace_id` を使う。
- canonical route prefix は短い `/w/<workspace-id>/...`。
- Browser-facing scoped API prefix は `/api/w/<workspace-id>/...`。
- Runtime API `/v1/runtime`, `/v1/workers` はこの Ticket の scope 外であり、workspace id segment を追加しない。
- Backend canonical store の multi-workspace DB migration、Workspace slug/alias/rename、global admin UI は非目標。
- 既存 unscoped API/routes は互換 alias / redirect として残してよいが、Frontend の own calls/tests は scoped API/route を期待する。
- workspace id mismatch response は typed sanitized error とし、raw path / internal store / authority-bearing internals を漏らさない。

Requirements / acceptance criteria:
- `/w/<workspace-id>` が overview を表示する。
- `/w/<workspace-id>/repositories/<repository-id>` が Repository detail を表示する。
- `/w/<workspace-id>/objectives` と `/w/<workspace-id>/objectives/<objective-id>` が動く。
- `/w/<workspace-id>/settings` が Settings を表示する。
- `/w/<workspace-id>/runtimes/<runtime-id>/workers/<worker-id>/console` が Worker console を表示する。
- Frontend API calls use `/api/w/<workspace-id>/...` for workspace/repositories/objectives/workers/settings runtime-connections and relevant worker console endpoints。
- Sidebar/settings/repository/objectives/worker-console links include workspace id。
- mismatched workspace id returns typed 404 or equivalent mismatch diagnostic。
- Focused backend/web tests cover scoped API, mismatch, and frontend scoped API/link construction。

Implementation latitude:
- Route grouping/layout structure, helper naming, redirect vs compatibility route choice, and scoped API client abstraction can follow current SvelteKit/backend style。
- Existing unscoped API can remain as compatibility alias if scoped variants are canonical for frontend use。
- A small workspace route helper/client module is acceptable to avoid string duplication。
- Tests may cover helper/model/API routing rather than full browser E2E, consistent with current project constraints。

Escalate if:
- Multi-workspace DB/store authority must be implemented to satisfy routing。
- Workspace slug/handle/rename/alias becomes necessary。
- Runtime `/v1/...` API needs workspace id path segment。
- Browser-facing mismatch diagnostics require exposing raw internal paths/store/runtime details。

Validation:
- `cd web/workspace && deno task check && deno task test`
- `cargo test -p yoi-workspace-server`
- `cargo check -p yoi`
- `git diff --check`
- `yoi ticket doctor`
- `nix build .#yoi --no-link` は Cargo.lock / dependency / resource packaging / Nix 変更がある場合だけ実行し、未実行なら理由を報告する。

Current code map:
- Workspace identity: `crates/workspace-server/src/identity.rs`, config/server setup in `config.rs`, `main.rs`。
- Backend routes/API: `crates/workspace-server/src/server.rs`, host/worker API context in `hosts.rs`, project records in `records.rs`, repository API in `repositories.rs`。
- Frontend routes: `web/workspace/src/routes/+layout.ts`, `+layout.svelte`, `+page.ts`, `+page.svelte`, `routes/repositories/[repositoryId]`, `routes/objectives`, `routes/settings`, `routes/runtimes/[runtimeId]/workers/[workerId]/console`。
- Frontend navigation/API call surfaces: `web/workspace/src/lib/workspace-sidebar/**`, settings model/page, worker console page, repository navigation helpers。

Critical risks / reviewer focus:
- Frontend must not keep calling unscoped `/api/...` for workspace-scoped data。
- Links must include the route `workspaceId`; no hardcoded current workspace routes should remain as canonical links。
- Scoped API mismatch must fail closed with sanitized typed diagnostics。
- Runtime `/v1/...` API must remain unchanged。
- Compatibility aliases must not become the frontend canonical path。
- workspace id should be treated as immutable id, not slug/alias。

---

<!-- event: state_changed author: orchestrator at: 2026-07-06T19:54:30Z from: queued to: inprogress reason: routing_acceptance_implementation_ready field: state -->

## State changed

Queued acceptance recorded after Workspace Dashboard Queue notification authorized Orchestrator routing.

Checked context:
- Ticket body / thread / artifacts。
- `TicketRelationQuery(00001KWWE8E04)`: blocking relation 0 件。
- `TicketOrchestrationPlanQuery(00001KWWE8E04)`: prior record 0 件。今回 accepted_plan を記録済み。
- Orchestrator worktree git status: clean on `orchestration`。
- queued Ticket はこの Ticket 1件のみ。inprogress は 0 件。
- visible Pods / TicketDoctor / bounded code map を確認。

Acceptance basis:
- concrete missing decision / information は残っていない。
- Ticket の scope は Browser route/API workspace-id scoping に閉じており、multi-workspace DB migration / slug/alias / Runtime `/v1` scope change は非目標として明確。
- side effect はこの `queued -> inprogress` acceptance 後に、worktree-workflow に沿って implementation worktree を作成してから開始する。

---

<!-- event: implementation_report author: orchestrator at: 2026-07-06T19:55:26Z -->

## Implementation report

Implementation routing update:

- Worktree-workflow に従い implementation worktree を作成した。
  - Worktree: `/home/hare/Projects/yoi/.worktree/00001KWWE8E04-workspace-id-routes`
  - Branch: `work/00001KWWE8E04-workspace-id-routes`
- Worktree には tracked `.yoi` project records が見えている。
- `.yoi/memory` / `.yoi/runtime` / `.yoi/log` / `.yoi/logs` / `.yoi/local` / `.yoi/*.lock` / `.yoi/*secret*` は作成直後に存在しないことを確認した。
- Sibling Coder Pod `yoi-coder-00001KWWE8E04-workspace-routes` を起動した。
- Scope policy: runtime workspace root は read-only、implementation worktree は write 可。Coder task では root/original workspace での read/write/validation/git operation を禁止し、この implementation worktree だけを作業対象に指定した。
- 完了後は diff / validation evidence を Orchestrator が確認し、別 sibling Reviewer Pod に read-only review を依頼する。`StopPod` は既知の不具合があるため使用しない。

---

<!-- event: implementation_report author: orchestrator at: 2026-07-06T20:27:15Z -->

## Implementation report

Implementation progress report:

- Coder Pod completed implementation and committed `f6ad9cfc feat: scope workspace routes by id` on branch `work/00001KWWE8E04-workspace-id-routes`.
- Worktree status was clean after commit.
- Changed files include backend `crates/workspace-server/src/server.rs` / `lib.rs`, scoped route/API helpers/tests, sidebar/repository/objective/settings/worker console links, and new SvelteKit route files under `web/workspace/src/routes/w/[workspaceId]/...`.
- Implementation summary:
  - Added canonical Browser routes under `/w/<workspace-id>/...`。
  - Added Browser-facing scoped API routes under `/api/w/<workspace-id>/...`。
  - Added backend scoped workspace id validation against current immutable backend workspace id。
  - mismatch returns typed sanitized `workspace_id_mismatch` diagnostic with 404。
  - Runtime `/v1/...` APIs were not changed。
  - Frontend links/API calls now use scoped route/API helpers for workspace Browser surfaces。
  - Worker creation console hrefs point at scoped `/w/<workspace-id>/runtimes/.../console`。
  - Focused backend and frontend tests cover scoped API/mismatch and route/API/link helpers。
- Orchestrator reran validation in the implementation worktree:
  - `git diff --check`: pass
  - `cd web/workspace && deno task check`: pass（0 errors / 0 warnings）
  - `cd web/workspace && deno task test`: pass（16 tests）
  - `cargo test -p yoi-workspace-server`: pass（65 lib tests + 2 main tests）
  - `cargo check -p yoi`: pass
  - `yoi ticket doctor`: ok
- `nix build .#yoi --no-link` は Cargo.lock / dependency / resource packaging / Nix 変更ではないため未実行。
- External review will be requested via a read-only sibling Reviewer Pod. `StopPod` は使わない。

---

<!-- event: review author: reviewer at: 2026-07-06T20:36:50Z status: request_changes -->

## Review: request changes

External review result: request_changes

Blockers:

1. Unscoped UI routes still perform unscoped frontend API calls。
   - `web/workspace/src/routes/+layout.ts:11-18` falls back to `/api${path}` when `params.workspaceId` is absent。
   - As a result `/`, `/objectives`, `/settings` などが workspace-scoped data を `/api/workspace` / `/api/repositories` から通常 load し続ける。
   - これは Ticket / Intent の「Frontend own calls は workspace-scoped data に `/api/w/<workspace-id>/...` を使う」と衝突する。Compatibility aliases は redirect/bootstrap-only などにして、通常の unscoped data routes として残さない必要がある。

2. scoped/unscoped browser routes が大きな duplicated pages として実装され、route logic drift を作っている。
   - `web/workspace/src/routes/w/[workspaceId]/**` に full page copies が追加され、旧 route files も残っている。
   - `settings/+page.svelte` と `w/[workspaceId]/settings/+page.svelte`、worker console page などが byte-identical。
   - これは critical pages の substantial duplicated UI/control logic であり、thin compatibility shim ではなく co-canonical surface になっている。
   - Unscoped routes を `/w/<workspace-id>/...` に redirect するか、shared route components/load helpers に factor して canonical scoped routes だけを maintained surface にする必要がある。

Validated/inspected:
- Ticket item/thread と routing IntentPacket。
- implementation worktree 内で `f6ad9cfc` diff/stat/check を inspection。
- Backend scoped route pattern と mismatch handling は方向性として妥当。`validate_workspace_scope` は fail closed し、`workspace_id_mismatch` diagnostics は raw path/internal store details を漏らしていない。
- Runtime `/v1/...` API は inspected diff では変更されていない。
- Orchestrator-reported validations は pass として確認。Reviewer は heavy checks を再実行していない。

Non-blocking follow-ups:
- 一部 UI placeholder/help text が旧 `/api/...` paths に触れているため、canonical route/API behavior 修正後に掃除するとよい。
- redirect/shared-route refactor 後、scoped settings/workers/console endpoints の direct coverage を増やすとよい。

---

<!-- event: implementation_report author: orchestrator at: 2026-07-06T20:45:34Z -->

## Implementation report

Review-fix implementation report:

- Coder Pod completed requested changes and committed follow-up `71340b89 fix: redirect unscoped workspace routes` on branch `work/00001KWWE8E04-workspace-id-routes`.
- Worktree status was clean after commit.
- Fix summary:
  - `+layout.ts` now uses `/api/workspace` only as bootstrap when route `workspaceId` is absent, then redirects to `/w/<workspace-id>...`。
  - Silent `/api${path}` fallback for workspace-scoped data was removed。
  - Unscoped root/objectives/repository/settings/worker-console routes are thin redirect/shim surfaces instead of duplicated full data/control pages。
  - Backend SPA fallback redirects unscoped Browser routes such as `/objectives?...` to `/w/<workspace-id>/objectives?...`。
  - Canonical maintained page/control logic remains under `/w/[workspaceId]/**`。
  - Added/updated focused tests for bootstrap-then-redirect behavior, no unscoped workspace API fallback, thin settings shim, backend unscoped UI redirect, and canonical worker console scoped route references。
- Orchestrator reran validation in the implementation worktree:
  - `git diff --check`: pass
  - `cd web/workspace && deno task check`: pass（0 errors / 0 warnings）
  - `cd web/workspace && deno task test`: pass（17 tests）
  - `cargo test -p yoi-workspace-server`: pass（65 lib tests + 2 main tests）
  - `cargo check -p yoi`: pass
  - `yoi ticket doctor`: ok
- `nix build .#yoi --no-link` は Cargo.lock / dependency / resource packaging / Nix 変更ではないため未実行。
- Requesting follow-up external review against `f6ad9cfc..71340b89` and full combined implementation。

---

<!-- event: review author: reviewer at: 2026-07-06T20:52:40Z status: approve -->

## Review: approve

External follow-up review result: approve

Blockers: none.

Evidence reviewed in implementation worktree:
- Ticket `00001KWWE8E04`, fix commit `71340b89`, and combined relevant implementation。

Findings:
- Prior blocker 1 resolved: unscoped browser routes now bootstrap only through `/api/workspace` and redirect to `/w/<workspace-id>/...`; when no workspace id is available, layout returns empty/null state instead of loading workspace datasets through unscoped `/api/...`。
- Prior blocker 2 resolved: canonical maintained UI/control logic is under `web/workspace/src/routes/w/[workspaceId]/...`; unscoped route files are thin empty-load/component shims and no longer duplicate critical page logic。
- Frontend scoped API construction uses `/api/w/<workspace-id>/...` via shared helpers; scoped routes and links use `/w/<workspace-id>/...`。
- Backend has scoped `/api/w/{workspace_id}/...` routes with centralized workspace-id assertion. Mismatches return typed/sanitized 404 diagnostic (`workspace_id_mismatch`) without raw paths, store paths, or runtime internals。
- Runtime `/v1/...` API surface was not touched。
- Tests meaningfully cover scoped API behavior, mismatch diagnostics, static unscoped redirect behavior, frontend scoped API/link construction, and unscoped shim/source-shape expectations。

Validation note:
- Reviewer did not rerun the full validation; reviewer relied on Orchestrator-reported passing validation and performed read-only inspection。

No merge-blocking issues found.

---

<!-- event: state_changed author: orchestrator at: 2026-07-06T20:53:31Z from: inprogress to: done reason: merged_validated_review_approved field: state -->

## State changed

Merge/validation acceptance:

- Follow-up external review approved the implementation after blocker fix。
- Implementation branch `work/00001KWWE8E04-workspace-id-routes` was merged into the orchestration branch with merge commit `13e756e7 merge: workspace id route scoping`。
- Final validation in Orchestrator worktree passed:
  - `git diff --check`: pass
  - `cd web/workspace && deno task check`: pass（0 errors / 0 warnings）
  - `cd web/workspace && deno task test`: pass（17 tests）
  - `cargo test -p yoi-workspace-server`: pass（65 lib tests + 2 main tests）
  - `cargo check -p yoi`: pass
  - `yoi ticket doctor`: ok
- `nix build .#yoi --no-link` は Cargo.lock / dependency / resource packaging / Nix 変更ではないため未実行。

Implementation commits:
- `f6ad9cfc feat: scope workspace routes by id`
- `71340b89 fix: redirect unscoped workspace routes`

No merge-blocking issues remain.

---

<!-- event: state_changed author: hare at: 2026-07-06T20:53:44Z from: done to: closed reason: closed field: state -->

## State changed

Ticket を closed にしました。


---

<!-- event: close author: hare at: 2026-07-06T20:53:44Z status: closed -->

## 完了

完了。

実装内容:
- Workspace Browser の canonical UI routes を `/w/<workspace-id>/...` に移行した。
- Browser-facing Workspace API に `/api/w/<workspace-id>/...` scoped variants を追加した。
- Backend current immutable `workspace_id` と path `workspace-id` を照合し、mismatch は typed sanitized `workspace_id_mismatch` diagnostic / 404 として fail closed するようにした。
- Frontend の workspace-scoped data calls は `/api/w/<workspace-id>/...` helper 経由に変更した。
- Sidebar / settings / repository / objectives / worker console links は workspace id を含む scoped links を使うようにした。
- Runtime `/v1/...` API surface は変更しなかった。
- Unscoped browser routes は `/api/workspace` bootstrap から scoped `/w/<workspace-id>/...` へ redirect する thin shim とし、通常の unscoped data route / duplicated co-canonical page surface を廃止した。
- Backend SPA fallback でも unscoped Browser routes を scoped route に redirect するようにした。
- Focused backend/web tests を追加/更新した。

主な commit / merge:
- implementation: `f6ad9cfc feat: scope workspace routes by id`
- review fix: `71340b89 fix: redirect unscoped workspace routes`
- merge into orchestration: `13e756e7 merge: workspace id route scoping`

Review:
- 初回 external review は request_changes。
- follow-up external review は approve。merge-blocking issue なし。

Final validation in Orchestrator worktree:
- `git diff --check`: pass
- `cd web/workspace && deno task check`: pass（0 errors / 0 warnings）
- `cd web/workspace && deno task test`: pass（17 tests）
- `cargo test -p yoi-workspace-server`: pass（65 lib tests + 2 main tests）
- `cargo check -p yoi`: pass
- `yoi ticket doctor`: ok

未実行:
- `nix build .#yoi --no-link` は Cargo.lock / dependency / resource packaging / Nix 変更ではないため未実行。

---
