<!-- event: create author: "yoi ticket" at: 2026-06-25T11:45:17Z -->

## 作成

LocalTicketBackend によって作成されました。

---

<!-- event: intake_summary author: hare at: 2026-06-25T16:34:16Z -->

## Intake summary

Marked ready by `yoi ticket state`.

---

<!-- event: state_changed author: "yoi ticket" at: 2026-06-25T16:34:16Z from: planning to: ready reason: cli_state field: state -->

## State changed

Marked ready by `yoi ticket state`.


---

<!-- event: state_changed author: workspace-panel at: 2026-06-25T16:44:45Z from: ready to: queued reason: queued field: state -->

## State changed

Ticket を `workspace-panel` が queued にしました。


---

<!-- event: decision author: yoi-orchestrator at: 2026-06-25T16:45:24Z -->

## Decision

Routing decision: blocked_by_dependency_or_missing_authority

Reason:
- Dashboard Queue による routing 許可を受けて Ticket / relations / orchestration plan / queue state を確認した。
- 本 Ticket は `00001KVZSGT0Q` (`Backend RuntimeRegistryにembedded worker-runtimeを接続する`) に `depends_on` relation を持つ。
- `00001KVZSGT0Q` は現在 `queued` で、さらに `00001KVZKSV6C` / `00001KVZBCQH4` の依存 chain により blocked と判断済み。
- Backend internal Companion Runtime / Web Console MVP は Backend RuntimeRegistry 上の embedded worker-runtime connection を前提にするため、基盤確定前に開始しない。

Evidence checked:
- Ticket body: Backend internal Companion runtime、conversation/transcript model、Web API、Web Console UI、Runtime/LLM integration、Safety/authority、Non-goals。
- Relations: outgoing `depends_on -> 00001KVZSGT0Q`。
- Orchestration plan: blocker record `orch-plan-20260625-164513-1` を追加。
- Queue state: queued は本 Ticket を含む6件。inprogress は worker-runtime core `00001KVZBCQH4` 1件。
- Workspace state: core implementation is under reviewer Worker; dependent Backend Registry work is not accepted yet。

Next action:
- 本 Ticket は queued のまま待機。
- `00001KVZSGT0Q` が accepted/completed して Backend embedded runtime connection が使えるようになった後、再 routing する。

Escalate if:
- Companion MVP を `00001KVZSGT0Q` 完了前に独立 spike する human decision がある。
- Backend internal Runtime foundation の scope が Companion MVP requirements を満たさない。

---

<!-- event: state_changed author: yoi-orchestrator at: 2026-06-25T20:23:10Z from: queued to: planning reason: web_console_stream_transport_decision_missing field: state -->

## State changed

ユーザー指摘により queued から planning に戻す。

Missing decision / information:
- 本 Ticket は Web Console MVP の conversation/transcript model で「request/response 完了後に transcript を返す」または「SSE / streaming endpoint」を実装時に選んでよいとしており、実質的に WS/SSE/polling/streaming の transport 方針を固定し得る。
- これは `00001KVZKSTJT` で決定すべき WebSocket/event-stream transport 設計点であり、未決定のまま queued に置くのは不適切。

Context checked:
- Ticket body: Web Console UI、Companion message API、assistant response 取得または stream、conversation/transcript projection、Safety/authority。
- Existing relation: `00001KVZSGT0Q` への dependency。
- Added relation: `00001KVZKSTJT` への `depends_on` を追加し、WS/SSE/polling transport decision が解決するまで本 Ticket を blocker 付き planning として扱う。
- `00001KVZKSTE2` は REST command server であり、SSE/WebSocket event stream server は Non-goal と明記されているため、この差し戻し対象ではない。

Why implementation latitude is insufficient:
- Web Console の response delivery を request/response、SSE、WebSocket、polling のどれに寄せるかは後続 API/UI/Backend runtime integration の binding decision であり、Coder の local tactic として固定すべきではない。

Next planning question/action:
- `00001KVZKSTJT` で WebSocket/event-stream transport の採否、Backend-owned client / Browser-facing projection / cursor semantics / busy/error behavior を決める。
- その決定に基づいて、本 Ticket の conversation/transcript model と Web API acceptance criteria を再同期してから ready/queued に戻す。

---

<!-- event: intake_summary author: hare at: 2026-06-25T20:30:38Z -->

## Intake summary

Marked ready by `yoi ticket state`.

---

<!-- event: state_changed author: "yoi ticket" at: 2026-06-25T20:30:38Z from: planning to: ready reason: cli_state field: state -->

## State changed

Marked ready by `yoi ticket state`.


---

<!-- event: state_changed author: workspace-panel at: 2026-06-25T20:34:27Z from: ready to: queued reason: queued field: state -->

## State changed

Ticket を `workspace-panel` が queued にしました。


---
