<!-- event: create author: LocalTicketBackend at: 2026-06-07T07:27:08Z -->

## Created

Created by LocalTicketBackend create.

---

<!-- event: plan author: intake at: 2026-06-11T07:56:24Z -->

## Plan

## Intake refinement: builtin Workflow / Knowledge resource implementation

この Ticket は新規作成せず、既存 Ticket `00001KTGFMW70` を実装可能な follow-up として更新する。関連する設計 Ticket `00001KTRKZ14C` は closed で、workflow 側の builtin source / provenance / source priority / public-vs-dogfood split の判断を提供しているため、本 Ticket はその実装 follow-up として扱う。

### Clarified scope

- builtin Workflow resource と builtin Knowledge resource を runtime に同梱し、workspace に同名ファイルが無くても参照できるようにする。
- workspace/project 側の同名 record は builtin を override できる。override / fallback は provenance とともに観測可能にする。
- Workflow は `resources/workflows/<slug>.md` を builtin resource 置き場とする。これは `00001KTRKZ14C` / `docs/design/workflows-public-dogfood-split.md` の決定に従う。
- Knowledge は同じ resource boundary の発想で `resources/knowledge/<slug>.md` または既存の resource loader 構成に自然に収まる同等の明示的ディレクトリを使う。prompt fragment と混同しないこと。
- resident / advertised workflow の集合は小さく保つ。core builtin は `ticket-intake-workflow` と `ticket-orchestrator-routing`、optional builtin は `multi-agent-workflow`、compatibility-only は `ticket-preflight-workflow` とする。Yoi repository dogfood workflow は public builtin semantics を同名で shadow しない。

### Acceptance criteria

- builtin Workflow / Knowledge resource が embedded runtime resources として package build 後にも読める。
- workspace/project resources が builtin より優先され、同名 override 時も source/provenance が list/show/launch/context で確認できる。
- source priority は workflow design document の判断を壊さない: explicit path/file selector がある場合は最優先、workspace/project、user source が既存または明示的に実装される場合は user、builtin、explicitly enabled plugin/skill source の順を基本にする。
- Workflow launch context には、どの workflow text が使われたかを示す source/provenance が残る。
- Knowledge context でも builtin 由来か workspace/user override 由来かを reviewer が追える。
- `resources/prompts` に workflow/knowledge prose を混在させない。
- tests は source priority、workspace override、missing workspace file fallback、package/resource availability の少なくとも主要経路を覆う。
- runtime resource / packaging に触れるため、完了前に `nix build .#yoi` または同等の flake package build を通す。

### Binding decisions / invariants

- Prompt context に hidden injection しない。Workflow / Knowledge resource を LLM context に載せる場合は、既存の history / worker context 原則に従い、turn を跨いで根拠が消える形にしない。
- Workflow prose、Knowledge records、Prompt fragments は別の resource boundary として扱う。
- Builtin resource の存在は workspace files の authority を奪わない。workspace override は明示的かつ provenance-visible にする。
- Dogfood workflow semantics を public builtin slug に隠して載せない。Yoi 固有 Git/worktree/cargo/nix/merge policy は workspace-local dogfood slug または launch context 側に残す。
- Secret / credential / private prompt を builtin Knowledge として同梱しない。

### Implementation latitude

- `WorkflowSource::Builtin` そのもの、または同等の typed provenance を実装してよい。
- Workflow と Knowledge で共有 resolver を作るか、各 crate に薄く分けるかは実装判断でよい。ただし source priority / provenance の振る舞いは揃える。
- user-level resource directory が既存実装に無い場合、まず workspace override + builtin fallback を完成させ、user source は明示的な config/storage boundary が必要なら小さく実装するか、別 follow-up に切る判断を Orchestrator にエスカレーションしてよい。

### Risk flags / reviewer focus

- risk_flags: `[runtime-resource, workflow-source, knowledge-source, provenance, prompt-context, packaging]`
- Reviewer は loader/resolver の優先順位、provenance 表示、prompt context 原則、`resources/prompts` との混同、Nix package resource inclusion を重点確認する。

### Escalation conditions

- Knowledge 側に source-qualified selector / user-level override の public API を新設する必要があり、既存 Memory/Knowledge schema や Profile/manifest authority を変える場合。
- Workflow slug / selector syntax を変更し、既存 `/workflow` invocation や `.yoi/ticket.config.toml` の workflow selector に互換影響が出る場合。
- Builtin resource inclusion が Nix packaging / install layout に影響し、compile-time embed 以外の配布方式が必要になる場合。

### Readiness

- readiness: `implementation_ready`
- blocking open questions: none
- related: `00001KTRKZ14C`, `docs/design/workflows-public-dogfood-split.md`


---

<!-- event: intake_summary author: intake at: 2026-06-11T07:56:31Z -->

## Intake summary

既存 Ticket 00001KTGFMW70 を重複作成せず更新した。これは closed Ticket 00001KTRKZ14C の workflow source/provenance/design 判断を受けた実装 follow-up として扱う。scope は embedded builtin Workflow / Knowledge resources、workspace/project override、provenance-visible lookup/launch/context、tests、packaging validation。blocking open question はない。risk flags / reviewer focus は runtime-resource / workflow-source / knowledge-source / provenance / prompt-context / packaging。Orchestrator は implementation_ready として queue 後に routing できるが、Knowledge user-source public API や selector syntax 変更が必要になった場合は escalation。

---

<!-- event: state_changed author: intake at: 2026-06-11T07:56:31Z from: planning to: ready reason: intake_ready field: state -->

## State changed

Intake refinement により、要件・invariants・implementation latitude・risk flags・validation focus が揃ったため、Orchestrator が routing できる状態として ready にする。実装 side effect はまだ開始しない。

---

<!-- event: state_changed author: workspace-panel at: 2026-06-11T08:29:19Z from: ready to: queued reason: queued field: state -->

## State changed

Ticket を `workspace-panel` が queued にしました。


---

<!-- event: state_changed author: orchestrator at: 2026-06-11T08:30:37Z from: queued to: inprogress reason: orchestrator_queue_acceptance field: state -->

## State changed

Queue acceptance: relation query has no blockers, orchestration-plan query has no records, unrelated planning Ticket record was committed (`cd831ec4`), and the remaining dirty state is this Ticket's panel queue update. The Ticket is implementation_ready based on Intake refinement and closed design Ticket `00001KTRKZ14C`. Standing merge-completion authorization is in effect after reviewer approval and safe-workspace checks. Implementation side effects may proceed after this recorded acceptance.

---

<!-- event: plan author: orchestrator at: 2026-06-11T08:30:37Z -->

## Plan

Routing decision: implementation_ready

Reason:
- Ticket is `queued`, user/panel authorized routing, relation query has no blockers, and orchestration-plan query has no records.
- Intake refinement marks the Ticket implementation-ready and ties it to closed design Ticket `00001KTRKZ14C`.
- Workspace dirty state was checked and unrelated planning Ticket record was committed before acceptance.

Evidence checked:
- Ticket body/thread/artifacts and Intake refinement.
- `TicketRelationQuery`: no blockers.
- `TicketOrchestrationPlanQuery`: no records before this routing pass.
- Workspace/worktree/branch state: main worktree only before acceptance.
- Relevant design context: closed workflow split design (`00001KTRKZ14C`) selected `resources/workflows/<slug>.md`, builtin source/provenance, workspace override priority, resident core/optional policy, and dogfood/public split.

IntentPacket:
- Intent: add first-pass builtin Workflow and Knowledge resources as embedded runtime resources with provenance-visible lookup and workspace override/fallback, without requiring broad migration of current role prompt guidance.
- Binding decisions / invariants: keep workflow/knowledge/prompt resource boundaries separate; do not hide dogfood workflow semantics under public builtin slugs; workspace records must override builtin fallback; provenance must be visible; do not inject hidden cross-turn context; do not introduce secret/private builtin Knowledge; keep existing project `.yoi/workflow` and Knowledge support working.
- Requirements / acceptance criteria: explicit source-qualified builtin slug lookup; workspace fallback/override behavior; source/provenance in workflow launch context and Knowledge context/lookup; bundled resources under `resources/workflows` and `resources/knowledge` or equivalent non-prompt directories; tests for builtin lookup, override precedence, missing fallback/diagnostics, and package resource availability; `nix build .#yoi` before completion.
- Implementation latitude: if user-level resource directories need new public API, implement workspace+builtin first and record user-source as follow-up; shared resolver or thin domain-specific resolvers are both acceptable if behavior is aligned.
- Escalate if selector syntax changes break existing workflow invocation or `.yoi/ticket.config.toml`, or if Knowledge schema/Profile authority changes become necessary.
- Validation: focused resolver/role launch/Knowledge tests, `cargo fmt --check`, `git diff --check`, `target/debug/yoi ticket doctor`, and `nix build .#yoi`.

---

<!-- event: implementation_report author: orchestrator at: 2026-06-11T08:46:27Z -->

## Implementation report

Implementation report

Branch/worktree: `builtin-workflow-knowledge-resources` / `.worktree/builtin-workflow-knowledge-resources`
Commit:
- `2418ad33 feat: add builtin workflow resources`

Summary:
- Added embedded builtin Workflow resources under `resources/workflows` for:
  - `ticket-intake-workflow`
  - `ticket-orchestrator-routing`
  - `multi-agent-workflow`
- Added embedded builtin Knowledge resource `resources/knowledge/workflow-resource-boundary.md` used by builtin workflows.
- Added `WorkflowSource::Builtin` and builtin Workflow registry loading.
- Workspace `.yoi/workflow/<slug>.md` records override builtin workflows by slug; skill records remain lower-priority and produce existing shadow messages.
- Workflow system messages now include Workflow source provenance (`from builtin workflow`, `from workspace workflow`, etc.).
- Workflow-required Knowledge resolution now falls back from workspace `.yoi/knowledge/<slug>.md` to builtin Knowledge resources and includes Knowledge source provenance (`from workspace` / `from builtin`).
- Workspace Knowledge overrides builtin Knowledge for the same required slug.
- Added/updated tests for builtin registry fallback, workspace override precedence, builtin provenance, builtin required Knowledge fallback, workspace Knowledge override, and existing workflow invocation behavior.

Validation run in branch:
- `cargo fmt --check` passed.
- `cargo test -p workflow --lib` passed (34 passed).
- `cargo test -p pod workflow --lib` passed (8 passed).
- `cargo check -p workflow -p pod` passed.
- `git diff --check` passed.
- `/home/hare/Projects/yoi/target/debug/yoi ticket doctor` passed.
- `nix build .#yoi` passed.

Notes:
- This is a first-pass builtin resource implementation. It covers embedded builtin Workflow and Workflow-required Knowledge fallback/provenance. Broader KnowledgeQuery builtins and user-level workflow/knowledge resource directories remain follow-up boundaries if desired.

---

<!-- event: review author: reviewer-builtin-workflow-knowledge-resources at: 2026-06-11T08:50:25Z status: approve -->

## Review: approve

Branch-local review verdict: approve

Blockers: none.

Non-blocking notes:
- The implementation keeps the intended boundaries: workflows are embedded from `resources/workflows`, required workflow Knowledge is embedded separately from `resources/knowledge`, and prompt resources are not mixed into either path.
- Workspace workflow files override builtin workflow fallback by slug, while existing skill shadow behavior remains intact.
- Required Knowledge resolution checks workspace `.yoi/knowledge/<slug>.md` first and falls back to bundled Knowledge only on missing workspace file.
- Workflow invocation/system items expose provenance for both workflow source and required Knowledge source.
- The bundled Knowledge content is public design/process context and is only inserted through recorded workflow invocation system items, not hidden cross-turn context injection.
- Broader builtin KnowledgeQuery/user-level resource directory behavior remains outside this branch’s scope, consistent with the provided scope note.

Validation run by reviewer:
- `cargo fmt --check` passed.
- `cargo test -p workflow --lib` passed.
- `cargo test -p pod workflow --lib` passed.
- `cargo check -p workflow -p pod` passed.
- `git diff --check $(git merge-base HEAD develop)..HEAD` passed.
- `/home/hare/Projects/yoi/target/debug/yoi ticket doctor` passed.
- `nix build .#yoi` passed.

No files were intentionally modified and no final main-branch Ticket approval/close was recorded by reviewer.

---

<!-- event: review author: orchestrator at: 2026-06-11T08:52:07Z status: approve -->

## Review: approve

Main-branch review/merge-completion approval.

Verified before merge:
- Merge target matched branch `builtin-workflow-knowledge-resources`, worktree `.worktree/builtin-workflow-knowledge-resources`, and implementation commit `2418ad33`.
- Branch-local reviewer `reviewer-builtin-workflow-knowledge-resources` approved with no blockers.
- Main workspace was clean before merge after restoring stale unrelated role-profile diffs and committing unrelated Ticket record updates.
- User has standing authorization to proceed through merge-completion when reviewer approval and safety checks pass.

Merged:
- `git merge --no-ff builtin-workflow-knowledge-resources -m "merge: builtin workflow knowledge resources"`
- Merge commit: `ef2099c1 merge: builtin workflow knowledge resources`

Post-merge validation:
- `cargo fmt --check` passed.
- `cargo test -p workflow --lib` passed (34 passed).
- `cargo test -p pod workflow --lib` passed (8 passed).
- `cargo check -p workflow -p pod` passed.
- `git diff --check` passed.
- `target/debug/yoi ticket doctor` passed.
- typed `TicketDoctor` reported 0 errors and 3 pre-existing diagnostics.
- `nix build .#yoi` passed.

Result: approve.

---

<!-- event: state_changed author: orchestrator at: 2026-06-11T08:52:07Z from: inprogress to: done reason: merged_and_validated field: state -->

## State changed

Merged branch `builtin-workflow-knowledge-resources` with merge commit `ef2099c1`; branch-local reviewer approved and post-merge validation passed (`cargo fmt --check`, `cargo test -p workflow --lib`, `cargo test -p pod workflow --lib`, `cargo check -p workflow -p pod`, `git diff --check`, `target/debug/yoi ticket doctor`, typed `TicketDoctor` 0 errors / 3 pre-existing diagnostics, `nix build .#yoi`).

---

<!-- event: state_changed author: hare at: 2026-06-11T08:52:22Z from: done to: closed reason: closed field: state -->

## State changed

Ticket を closed にしました。


---

<!-- event: close author: hare at: 2026-06-11T08:52:22Z status: closed -->

## 完了

完了しました。

実施内容:
- embedded builtin Workflow resources を `resources/workflows` に追加しました。
  - `ticket-intake-workflow`
  - `ticket-orchestrator-routing`
  - `multi-agent-workflow`
- embedded builtin Knowledge resource を `resources/knowledge/workflow-resource-boundary.md` に追加しました。
- `WorkflowSource::Builtin` を追加し、builtin Workflow registry loading を実装しました。
- Workspace `.yoi/workflow/<slug>.md` が同 slug の builtin workflow を override します。
- 既存 skill shadow behavior は維持しています。
- Workflow invocation system item に workflow source provenance を表示します。
  - `from builtin workflow`
  - `from workspace workflow`
  - etc.
- Workflow-required Knowledge resolution は workspace `.yoi/knowledge/<slug>.md` を優先し、missing の場合だけ builtin Knowledge に fallback します。
- required Knowledge system item に source provenance を表示します。
  - `from workspace`
  - `from builtin`
- workspace Knowledge は同 slug の builtin Knowledge を override します。
- tests を追加・更新しました。
  - builtin registry fallback
  - workspace workflow override precedence
  - builtin workflow provenance
  - builtin required Knowledge fallback
  - workspace Knowledge override
  - existing workflow invocation behavior

Merge:
- Branch: `builtin-workflow-knowledge-resources`
- Implementation commit: `2418ad33 feat: add builtin workflow resources`
- Merge commit: `ef2099c1 merge: builtin workflow knowledge resources`

確認:
- Branch-local reviewer `reviewer-builtin-workflow-knowledge-resources` が approve。
- `cargo fmt --check` passed。
- `cargo test -p workflow --lib` passed（34 passed）。
- `cargo test -p pod workflow --lib` passed（8 passed）。
- `cargo check -p workflow -p pod` passed。
- `git diff --check` passed。
- `target/debug/yoi ticket doctor` passed。
- typed `TicketDoctor` は 0 errors / 3 pre-existing diagnostics。
- `nix build .#yoi` passed。

残作業:
- Broader builtin KnowledgeQuery / user-level Workflow-Knowledge resource directories は follow-up 境界です。

---
